Thành ủy Chí Linh

http://thanhuychilinh.vn

Chí Linh: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công của tỉnh trên địa bàn

Thời gian qua, thành phố Chí Linh đã triển khai nhiều công trình trọng điểm, dự án giao thông, các dự án đầu tư công của tỉnh. Để thực hiện các dự án này, công tác giải phóng mặt bằng là rất cần thiết, không những đảm bảo tiến độ thi công mà còn giúp đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch. Quy trình giải phóng mặt bằng đã chứng tỏ tầm quan trọng trong việc xác lập cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của thành phố.
Tiến độ giải phóng mặt bằng các Dự án đang được Chí Linh tập trung triển khai, trong ảnh thiết kế cầu Vạn nối TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn (ảnh: báo Hải Dương).
Hòa chung nhịp phát triển của tỉnh, Thành phố Chí Linh, một trong những khu vực trọng điểm phát triển kinh tế tại tỉnh Hải Dương, đang nỗ lực mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây không chỉ là một trong những bước quan trọng mà còn là yếu tố quyết định nhằm triển khai các dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh.

Công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu được khởi công tháng 6/2022 và đã hợp long vào tháng 5/2024. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương, kết nối tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất số 74/TB-UBND ngày 25/8/2022 cho 336 hộ dân của 03 địa phương Cộng Hòa, Lê Lợi, Hưng Đạo với tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là: 238.701,6 m2. Tính đến ngày 05/7/2023, 336 hộ dân có đất thu hồi đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công (đạt tỉ lệ 100%). UBND thành phố đã bàn giao cho chủ đầu tư 5,3/5,3 km chiều dài và diện tích GPMB để tổ chức thi công thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh đã bổ sung điều chỉnh mở rộng các nút giao, đường gom dân sinh kết nối đường đường dẫn cầu Đồng Việt, tiếp tục thu hồi đất của một số hộ dân đã GPMB nêu trên. Ngày 28/11/2023, UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất số 151/TB-UBND, tổng diện tích thu hồi 13.801,1 m2 số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi là: 42 tổ chức, hộ dân/53 thửa đất (Trong đó: xã Lê Lợi 21 hộ, xã Hưng Đạo 14 hộ, 05 hộ đất rừng, 02 thửa đất UBND xã Lê Lợi, xã Hưng Đạo quản lý). Đến nay, cơ bản các hộ đã chấp hành việc thu hồi đất, còn 02 hộ không đồng ý việc mở đường gom do diện tích đất của gia đình chiều sâu ngắn, không đảm bảo đất sinh hoạt sau đó điều chỉnh ranh giới thu hồi đất, do vậy điều chỉnh phương án đã phê duyệt.

Tổng số tiền đã chi trả thực hiện dự án: 116,34 tỷ đồng. Khi thi công tuyến chính, phát sinh 02 hộ dân (hộ ông Nguyễn Đức Cường, hộ Nguyễn Thị Hương- Lê Lợi) có ý kiến ranh giới thu hồi chiếm dụng vào công trình nhà chính của hộ dân.  Ngày 31/12/2024, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về tài sản và phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ nêu trên. Tổng số tiền 4,898 tỷ đồng.

Dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được khởi công từ tháng 12/2023. Dự án có chiều dài gần 3,7 km, mặt đường 10,5 m, tốc độ thiết kế 50 km/giờ…Đến nay, đã chi trả 188/192 phương án với giá trị: 42.736.001.250 đồng; 4 hộ chưa nhận với số tiền: 77.740.000 đồng (trong đó có 2 hộ chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án; 02 hộ ở cuối đường vuốt đánh giá sự tác động của việc thu hồi đất, tiến độ thi công, đề nghị không điều chỉnh ranh giới không thực hiện việc thu hồi đất).

 Đã bàn giao mặt bằng để thi công là 3,0/3,6 km, còn 0,6 km chưa giải phóng mặt bằng (gồm 11 hộ chưa phê duyệt phương án, trong đó có 10 hộ vướng mắc tại dự án cải tạo Hồ Côn Sơn năm 2003; 01 hộ có diện tích đất đo đạc chênh lệch nhiều so với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba đầu Rồng).

Đã chi trả 109/161 phương án với giá trị: 93.666.488.600 đồng; còn 24 hộ chưa nhận với số tiền: 28.338.940.476 đồng. Các hộ chưa đồng ý nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng với nhiều lý do: đền bù diện tích theo đúng hiện trạng sử dụng; bồi thường cả nhà ở khi ranh giới thu hồi chiếm dụng vào một phần; xác định nguồn gốc đất không đúng,… Hội đồng GPMB, các đơn vị đã tuyên truyền tuy nhiên chưa đồng tình. Đã bàn giao mặt bằng để thi công là 2,34/3,4km, còn 1,06 km chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.

Theo Nghị quyết, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18 (TP Chí Linh) thuộc nhóm B, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. Chiều dài tuyến 3,485km (trong đó: thành phố Chí Linh khoảng 3,13km; huyện Nam Sách khoảng 0,35km). Tổng mức đầu tư dự án: 600 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính) là 87,23 tỷ đồng; GPMB thành phố Chí Linh tạm tính là 81 tỷ đồng. Chiều dài tuyến trên địa phần thành phố Chí Linh khoảng 3,13 km.

Ngày 29/10/2024, UBND thành phố đã ban hành thông báo số 151/TB-UBND về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất 141/TB-UBND ngày 8/10/2024 của UBND thành phố và thông báo thu hồi diện tích ảnh hưởng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18 thành phố Chí Linh. Theo đó tổng diện tích dụ kiến thu hồi thực hiện dự án là 150.172,7 m2, diện tích thu hồi ảnh hưởng thực hiện dự án 15.095,1 m2, tổng 248 thửa- 124 tổ chức, hộ dân.

Công tác kiểm kê đã hoàn thành kiểm kê đối với 256/256 hộ, 279/279 thửa đất; Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả:

+ Đã phê duyệt phương án đất nông nghiệp: 03 đợt, tổng số tiền 30,238 tỷ đồng, 109 hộ dân, đã chi trả xong.

+ Về phương án di chuyển điện: Giá trị phê duyệt phương án điều chỉnh là 3,285 tỷ đồng, Ban tỉnh đã ứng tiền về HĐ GPMB.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

Dự án thực hiện tại phường Đồng Lạc và phường Tân Dân, thành phố Chí Linh. Quy mô thực hiện dự án với diện tích thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án khoảng 35,0 ha. Tổng chiều dài tuyến khoảng 13,07km với tuyến chính dài 9,70km, tuyến nhánh dài 3,37km. Địa phận thành phố Chí Linh (các phường: Đồng Lạc, Tân Dân) tuyến chính 3,65km; địa phận thị xã Kinh Môn (các xã: Quang Thành, Lê Ninh, Hiệp Hòa) tuyến chính 6,05km, nhánh N1 (ĐT.389B) 2,05Km và nhánh N2 (ĐT.389) 1,32km.

Tổng mức đầu tư dự án: 1.296,2 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB (tạm tính): 341,97 tỷ đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng thành phố Chí Linh tạm tính 40 tỷ đồng.

Ngày 29/10/2024, UBND thành phố đã ban hành thông báo số 152/TB-UBND v/v điều chỉnh Thông báo thu hồi đất 143/TB-UBND ngày 9/10/2024 của UBND thành phố và thông báo thu hồi diện tích ảnh hưởng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương. Theo đó tổng diện tích dự kiến thu hồi là 178.060,6 m2, diện tích đất dự kiến thu hồi ảnh hưởng: 35.554,9 m2, tổng 466 thửa với 256 tổ chức, hộ dân.

Công tác kiểm kê đã hoàn thành kiểm kê đối với 135/136 hộ, 274/275 thửa đất. 

Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả:
+ Phê duyệt phương án đất nông nghiệp: 05 đợt, tổng số tiền 58 tỷ đồng, 238 hộ dân, đã chi trả xong.
+ Ngày 10/12/2024, UBND thành phố đã phê duyệt phương án di chuyển đường điện để GPMB thực hiện dự án tại Quyết định số 4331/QĐ-UBND, với số tiền 8.352.617.000 đồng. Chủ đầu tư đã chuyển kinh phí thực hiện.

Hỗ trợ cộng đồng.

Thành phố Chí Linh luôn chú trọng đến việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức các buổi đối thoại, tuyên truyền, giải thích rõ các chính sách bồi thường hỗ trợ, nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho người dân cũng đã được triển khai, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn, vướng mắc vẫn còn tồn tại, đặc biệt là trong việc thuyết phục người dân di dời để nhường chỗ cho các dự án xây dựng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, cũng như sự đồng lòng và thiện chí của người dân, nhiều vấn đề đã được giải quyết triệt để. Sự kiên nhẫn và nhạy bén trong xử lý tình huống của chính quyền đã ngày càng củng cố lòng tin của người dân đối với các dự án phát triển.

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại thành phố Chí Linh đang diễn ra tích cực, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho khu vực. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của người dân sẽ là động lực quan trọng để thành phố tiến tới một tương lai phát triển bền vững. Cùng chung tay xây dựng Chí Linh ngày càng phát triển thịnh vượng, tạo dựng một cộng đồng đoàn kết và đầm ấm../.
 

Tác giả bài viết: Nguồn: Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản TP Chí Linh.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây